Diagrama de Gantt

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Saltar a navegación, búsqueda

Un diagrama de Gantt.

El diagrama de Gantt, gráfica de Gantt o carta Gantt es
una popular herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación
previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total
determinado. A pesar de que, en principio, el diagrama de Gantt no indica las
relaciones existentes entre actividades, la posición de cada tarea a lo largo
del tiempo hace que se puedan identificar dichas relaciones e interdependencias.
Fue Henry
Laurence Gantt quien, entre 1910 y 1915, desarrolló y popularizó este tipo
de diagrama en Occidente.

Por esta razón, para la planificación del
desarrollo de proyectos complejos (superiores a 25 actividades) se requiere
además el uso de técnicas basadas en redes de precedencia como CPM o
los grafos PERT.
Estas redes relacionan las actividades de manera que se puede visualizar el
camino crítico del proyecto y permiten reflejar una escala de tiempos para
facilitar la asignación de recursos y la determinación del presupuesto. El
diagrama de Gantt, sin embargo, resulta útil para la relación entre tiempo y
carga de trabajo.

En gestión de
proyectos, el diagrama de Gantt muestra el origen y el final de las
diferentes unidades
mínimas de trabajo y los grupos de tareas (llamados summary elements
en la imagen) o las dependencias entre unidades mínimas de trabajo (no mostradas
en la imagen).

Desde su introducción los diagramas de Gantt se han convertido en una
herramienta básica en la gestión de proyectos de todo tipo, con la finalidad de
representar las diferentes fases, tareas y actividades programadas como parte de
un proyecto o
para mostrar una línea de tiempo en las diferentes actividades haciendo el
método más eficiente.

Básicamente el diagrama esta compuesto por un eje vertical donde se
establecen las actividades que constituyen el trabajo que se va a ejecutar, y un
eje horizontal que muestra en un calendario la duración de cada una de
ellas.

Contenido

1 Creando diagramas de Gantt
con herramientas informáticas

1.1 Software libre para
trabajar con diagramas de Gantt

1.2 Software propietario
para trabajar con diagramas de Gantt

2 Véase también

3 Enlaces externos

[editar]
Creando
diagramas de Gantt con herramientas informáticas

Se puede producir un diagrama de Gantt con una hoja de cálculo de una manera
muy sencilla, marcando determinadas celdas para formar la representación de cada
tarea. Existen macros que automatizan esta elaboración en MS Excel y OpenOffice
Calc. Sin embargo, existen herramientas de gestión de
proyectos dedicadas a la planificación y seguimiento de tareas, que tienen
el diagrama de Gantt como pantalla principal. Se introducen las tareas, sus
informáticas capaces de producir una representación de tareas en el tiempo en un
formato de gráfico de Gantt. También existen herramientas de licencia libre
capaces de llevar a cabo la tarea de representar gráficos de progreso Gantt. Se
deben valorar, por último, el uso de herramientas que usan una página web y el
navegador para hacer seguimiento de proyectos.

[editar]
Software libre para
trabajar con diagramas de Gantt

OpenProj, software libre de gestión de proyectos que permite
crear, entre otros, diagramas de Gantt, PERT, WBS, RBS, costes, etc.

KMKey

KPlato

GanttProject

Planner

NavalPlan

[editar]
Software
propietario para trabajar con diagramas de Gantt

Microsoft Project

[editar]
Véase también

ADM

CPM

PDM

PERT

Diagrama de Hitos

[editar]
Enlaces externos

Wikimedia Commons
alberga contenido multimedia sobre Diagrama de
Gantt. Commons

Macro
Excel Gantt Planificación de Proyectos con el diagrama Gantt.

Ejemplos de diagramas de Gantt

Gantt
Designer

Gantter:
una utilidad Online y Gratuita para hacer diagramas de Gantt

Obtenido de «http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt»

Categorías:
Gestión
de proyectos | Diagramas
| Herramientas
de gestión

Herramientas personales

Registrarse/Entrar

Espacios de nombres

Artículo

Discusión

Variantes

Vistas

Leer

Editar

Ver
historial

Acciones

Buscar

Navegación

Portada

Portal de la
comunidad

Actualidad

Cambios
recientes

Páginas nuevas

Página
aleatoria

Ayuda

Donaciones

Notificar un
error

Imprimir/exportar

Crear un libro

Descargar como PDF

Versión
para imprimir

Herramientas

Lo
que enlaza aquí

Cambios
en enlazadas

Subir
archivo

Páginas
especiales

Enlace
permanente

Citar
este artículo

En otros idiomas

Afrikaans

العربية

Català

Česky

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Euskara

فارسی

Suomi

Français

עברית

Hrvatski

Italiano

日本語

한국어

Nederlands

Polski

Português

Русский

සිංහල

Simple English

Slovenščina

Basa Sunda

Svenska

Kiswahili

Türkçe

Українська

Tiếng Việt

中文

Esta página fue modificada por última vez el 7 jun
2011, a las 14:36.

El texto está disponible bajo la Licencia Creative
Commons Atribución Compartir Igual 3.0; podrían ser aplicables cláusulas
adicionales. Lee los términos de
uso para más información.

Política
de privacidad

Acerca de
Wikipedia

Descargo
de responsabilidad